<template>
    <a-typography>
        <a-typography-paragraph >
            测井电缆穿心解卡过程中因未使用安全设备、环境因素、操作失误等都会造成测井电缆断落、
            仪器损伤或钻具遇卡等情况的发生，因此需建立风险评估机制。针对上报事件、事故总结的内容，
            对测井电缆穿心解卡过程中的潜在风险进行定期评估；及时发现新增风险点，并制定详细的风险消减措施。
            施工前对作业人员进行穿心解卡施工培训，施工中针对关键风险节点，由技术人员专人监管，确保各项安全措施得到有效执行
            ，能迅速、有效的应对突发情况，减少或避免工程事故的发生。
        </a-typography-paragraph>
        <hr>
        <div style="margin-top: 3%;margin-left: 3%;margin-bottom: 3%;">
            <a-typography-title :level="4">一、环境因素</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、井筒内的环境条件，如压力、腐蚀、井底沉积物等，可能对电缆和解卡工具产生影响，极端的环境条件可能造成电缆断落或解卡工具失效等问题；
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、作业环境条件，如大风、雨雪和低温等，可能对地面设备使用和操作人员状态产生影响，甚至会造成二次事故或人身伤害；
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、井场设施条件，井场设施、井控设备配套不齐全，在发生井控险情时，无相应的应急预案或配套工器具，操作人员无法正确处置，会造成二次事故的发生。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-title type="warning" :level="5">风险消减</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、施工前全面了解测井施工和井筒情况，做好应急预案和工器具的配备，做到有的放矢，避免二次事故的发生。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、做好井场照明、冬季保温、钻台面防滑防坠落等安全措施，严格执行作业许可审批、高空作业、六级以上大风停止作业等规定。
            </a-typography-paragraph>
        </div>
        <hr>
        <div style="margin-top: 3%;margin-left: 3%;margin-bottom: 3%;margin-right: 5%;">
            <a-typography-title :level="4">二、人为因素</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、施工人员缺乏信心，施工前要树立应对复杂情况的信心，详细了解施工井况、熟练掌握操作规程、总结积累经验，保持良好的心理素质，否则应停止施工作业，避免事故的发生。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、疲劳施工，疲劳意味着思维迟钝、精力不集中，对突发事件反应迟钝。因此施工中要特别注意，避免过度疲劳出现事故。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、人员组织和过程控制不利，人员组织不利往往导致施工作业人员职责不清，造成人力浪费或关键岗位无人值守，形成无序施工，容易发生事故。过程控制不利会导致对关键环节的质量、安全等方面规程落实不到位，无法保证施工无缺陷、无漏洞。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                4、操作失误，由于操作人员的技能水平不足、注意力不集中或疲劳操作，可能导致穿心解卡过程中的误操作，如用力过猛、速度过快等，导致电缆断裂或解卡工具损坏；操作顺序错误可能导致解卡失败或增加作业时间等。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                5、沟通不畅，穿心解卡过程中的各个环节逐级可能存在沟通不畅的问题，导致信息传递不及时或误解，这可能会影响穿心解卡的准确性和效率。如沟通不及时
                （下钻过快或不匀速，遇阻后井队自行活动钻具，测井人员不及时制止或未通知测井现场负责人）；通讯不畅通（钻台与测井绞车操作室操作不同步，通讯时没
                有相互应答确认，靠经验操作绞车）；有异常情况反映不及时（发现电缆张力减小或增大现象没有汇报，等到问题大了才反映处理，延误处理时机）等。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                6、不按操作规程施工，由于对施工方案、操作规程不了解或是不严格按照施工方案、操作规程进行施工，往往会发生打捞工具选配不当等各类意想不到的事故。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-title type="warning" :level="5">风险消减</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、通过培训和考核，提高操作人员的技能水平和安全意识，充分了解穿心解卡的过程、相关设备的工作原理以及潜在的风险；减少因操作失误导致的安全风险。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、使用可靠的通讯工具，在穿心解卡过程中，保持与操作人员的良好沟通至关重要。确保通话质量清晰、避免因通讯不畅导致误操作。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、关键操作环节，实行双人操作制度，即由两名操作人员共同完成操作，这样可以互相监督、提醒，减少误操作的可能性；
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                4、利用现代技术手段，如引入智能化辅助系统，对穿心解卡过程进行实时监控和预警。系统可以自动识别潜在的风险和误操作，并及时提醒操作人员采取相应措施。
            </a-typography-paragraph>
        </div>
        <hr>
        <div style="margin-top: 3%;margin-left: 3%;margin-bottom: 3%;margin-right: 5%;">
            <a-typography-title :level="4">三、设备因素</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、工具故障与损坏，穿心解卡施工过程中，使用的设备如传感器、滑轮、电缆夹钳等，若未经定期维护或存在质量问题，可能导致设备故障或损坏，进而影响施工进度和安全。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、发生动力故障施工过程中动力设备出现故障，绞车无法正常起下电缆，使测井电缆无法保持正常测井张力，造成施工复杂或其它安全隐患。因此施工前要认真检修保养动力设备，保证设备运转正常。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、设备记录失真，电缆记录、仪器使用记录和生产记录等文件可能存在记录不准确或遗漏的情况，这会影响问题追溯和持续改进的效果。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-title type="warning" :level="5">风险消减</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、定期维护和检查设备，确保设备处于良好的工作状态，避免因设备故障或损坏导致的安全风险。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、配备专用机游标卡尺等计量器具，专人负责、定期检查，详细记录入井仪器技术参数。对含硫化氢井的仪器和电缆使用后状态及时跟踪和保养。
            </a-typography-paragraph>
        </div>
        <hr>
        <div style="margin-top: 3%;margin-left: 3%;margin-bottom: 3%;margin-right: 5%;">
            <a-typography-title :level="4">四、工艺因素</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、施工设计不周密，表现在现场操作中对出现的各类意外情况不能及时准确地采取有效的处理措施，导致仪器和电缆损伤、钻具遇卡和起钻时仪器脱落等工程事故的发生。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、打捞工具串选择不当在穿心解卡施工前，根据施工井的具体情况及施工方案要求，进行充分的准备，配备施工所需打捞工具，确定合理的打捞工具串组合方案，以适应施工井的特殊情况。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、设备、工具安全参数不落实，未按照设备技术规格、设备操作维护手册、说明书、出厂检验报告（探伤、强度、气密性等）等工具安全参数进行操作，在施工中造成打捞工具或电缆和仪器的损失。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-title type="warning" :level="5">风险消减</a-typography-title>
            <a-typography-paragraph>
                1、施工前，要针对每口井的具体情况，做周密的施工设计，分析可能出现的各种意外情况，有针对性地作出穿心解卡事故方案、井控应急预案、复杂处置预案和仪器拆卸等施工预案，并对施工预案进行技术论证，确认其可行性后，在生产准备阶段备齐相关的设备及材料。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                2、施工前要对穿心解卡工艺进行技术交流，全员掌握该工艺施工危险点，施工中由工艺技术人员全程指挥。
            </a-typography-paragraph>
            <a-typography-paragraph>
                3、落实工具出厂检验报告、出厂合格证、探伤报告、使用记录、检维修记录，操作中根据打捞工具现状确定安全操作参数，确保工具和井下仪器的完好性。
            </a-typography-paragraph>
        </div>
        
    </a-typography>
</template>
<script>
    
</script>